Ban ATGT tỉnh Phú Yên

https://antoangiaothong.phuyen.gov.vn

Tình hình GPMB Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 -2025, đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên

Theo Sở Giao thông Vận tải, đến 26/02/2024 công tác giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Bắc -Nam phía Đông giai đoạn 2021 -2025, đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên, các địa phương đã bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư 87,85km, đạt 97,49%.
Dần hoàn thiện đoạn cao tốc Bắc - Nam qua huyện Tây Hòa, ảnh: Ch.Nga

Dần hoàn thiện đoạn cao tốc Bắc - Nam qua huyện Tây Hòa, ảnh: Ch.Nga

         Phần khối lượng còn lại khoảng 2,51%, tương ứng với 2,26km (Đoạn Quy Nhơn – Chí Thạnh còn 1,63km; Đoạn Chí Thanh –Vân Phong còn 0,64km) chủ yếu là đất nhà ở của hộ gia đình đang tiếp tục có phương án giải phóng mặt bằng. Đối với các vị trí đường găng quyết định tiến độ Dự án do các Chủ đầu tư đề xuất đã được các sở ngành của tỉnh phối hợp với địa phương giải quyết để các nhà thầu tổ chức thi công đại  trà  84,27km  (đạt 95,93% phần mặt bằng đã bàn giao; đạt 93,50% toàn bộ Dự án).
        Các địa phương hoàn thành xây dựng 12 khu TĐC (Tx. Sông Cầu: 05 khu, H. Tuy An: 03 khu, H. Phú Hòa: 02 khu, H. Tây Hòa: 01 khu, Tx. Đông Hòa: 01 khu). Đến nay đã hoàn thành 10 khu TĐC; còn 2 khu TĐC ở thị xã Sông Cầu đang triển khi thi công, dự kiến hoàn thành giao đất đến 31/3/2024; Huyện Tuy An dự kiến hoàn thành giao đất đến 29/02/2024; Huyện Tây Hòa đã hoàn thành 01 khu TĐC từ tháng 6/2023, đang công khai phương án GPMB để bố trí TĐC. Thị xã Đông Hòa đang tập trung khẩn trương hoàn tất thủ tục giao đất cho các hộ dân trong tháng 3/2024, bàn giao 100% mặt bằng trong Quý I/2024 để hoàn thành dự án năm 2025 theo yêu cầu của Bộ GTVT.
        Các địa phương cũng đã tổ chức di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật với 13 gói thầu (chỉ định thầu) tổng dự toán được duyệt khoảng 635 tỷ đồng. Hiện các địa phương đang tập trung hoàn thành các tuyến tạm và các vị trí đường găng tiến độ Dự án. 
         Về tình hình cung ứng VLXD, tỉnh giới thiệu 29 điểm mỏ khoáng sản làm VLXD thông thường trên địa bàn tỉnh gồm: 12 mỏ cát, 11 mỏ đất, 06 mỏ đá để Ban QLDA 7 và Ban QLDA 85 khảo sát, lập hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng phục vụ Dự án cao tốc. Đến nay, các Nhà thầu khai thác được 9/15 điểm mỏ (5 mỏ cát và 4 mỏ đất, đá trên tuyến) với trữ lượng được cấp là: 528 nghìn m3 đất, 2,12 triệu m3 cát và  550  nghìn  m3 đá, dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2024.
         Cũng theo Ban QLDA 7 và Ban QLDA85, trong quá trình triển khai vẫn còn một số tồn tại trong GPMB và di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật (HTKT), như các đoạn đã bàn giao nhưng còn xen kẹp không liên tục và các đoạn chưa bàn giao là 64 vị trí dài hơn 10km (0,95km tuyến nhánh và 9,5km tuyến chính). Về công tác giải ngân kế hoạch vốn, tỷ lệ giải ngân thấp do chậm thực hiện di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xây dựng khu tái định cư.
         Với những tồn tại còn vướng mắc, Sở Giao thông Vận tải cũng đã đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương có dự án đi qua khẩn trương triển khai thực hiện công tác GPMB, tái định cư Dự án đồng thời quyết tâm, tập trung tối đa để bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 chậm nhất đến ngày 15 tháng 3 năm 2024, đây là điều kiện tiên quyết để hoàn thành Dự án năm 2025, đồng thời, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo 319 trong trường hợp chậm bàn giao mặt bằng ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành Dự án vào năm 2025.
         Theo đó, các địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 673-CV/TU ngày 21/02/2024; khẩn trương, quyết liệt giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan việc triển khai Dự án, nhất là việc giải quyết các vướng mắc theo Kết luận 545-KU/TU ngày 19/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Công văn số 1322/BGTVT-CQLXD  ngày 02/02/2024 của Bộ Giao thông vận tải và giải quyết các tồn tại trong GPMB và di dời hệ thống HTKT để bàn giao toàn bộ mặt bằng đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Chính  phủ, Thủ tướng Chính phủ; cam kết thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, xây dựng khu tái định cư,... trước ngày 15/3/2024. Việc bố trí các khu tái định cư đã đủ điều kiện giao đất cho các hộ dân, đảm bảo hoàn thành việc giao đất tái định cư cho người dân trong tháng 3/2024.
         Đối với các Chủ đầu tư: Ban QLDA 7, Ban QLDA 85 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương, xác định đường găng tiến độ, ưu tiên tập trung nguồn lực, giải pháp để tháo gỡ khó khăn, nút thắt, sớm đưa mặt bằng vào thi công tạo khí thế thi đua sôi nổi, hăng say lao động trên các công trường, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và ATGT trong quá trình triển khai thực hiện./.
         Đối với các Chủ đầu tư: Ban QLDA 7, Ban QLDA 85 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương, xác định đường găng tiến độ, ưu tiên tập trung nguồn lực, giải pháp để tháo gỡ khó khăn, nút thắt, sớm đưa mặt bằng vào thi công tạo khí thế thi đua sôi nổi, hăng say lao động trên các công trường, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và ATGT trong quá trình triển khai thực hiện./.

Tác giả: Châu Nga

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây